%%% ============================================================================
%%% 文件内容：施工步骤示例 —— 斜拉桥施工
%%% ============================================================================
东侧主桥箱梁采用少支架施工，西侧主桥箱梁采用顶推施工，主塔下段采用履带吊吊装，中上段采用大型施工塔吊吊装，主塔采用少支架+临时拉索锚固方案施工。

主要施工步骤如下：
\begin{enumerate}
  \item 围堰+栈桥施工。
  \item 同步进行主塔基础、塔吊基础施工、钢箱梁拼装平台施工。
  \item 同步进行拼装塔吊、下塔柱施工、钢箱梁水中临时墩施工。
  \item 同步进行边跨钢箱梁吊装、主跨钢箱梁顶推拼装施工、钢塔节段拼装施工。
  \item 主塔合拢后，解除主塔支架支撑，张拉斜拉索。
  \item 进行全桥桥面附属设施施工，调整索力。
  \item 全桥贯通，准备通车。
\end{enumerate}

详细施工步骤详见施工步骤图。

本桥主塔采用满堂支架方案、少支架+临时拉索方案均可行，最终施工方案以施工单位编制并经过总体施组评审通过的施工方案为准。
